page80
São criados níveis, onde dentro de cada nível há atividades ou entregas vinculadas representando um maior detalhe. No ProjectLibre cada entrega/trabalho é possível efetuar o cadastro de todos os dados relacionados a atividades (Figura 1), possibilitando criar vínculo de uma etapa com a outra, além de inserir informações detalhadas de cada atividade, como tarefas antecessoras e sucessoras, recursos necessários (pessoal e material) e outras informações (Figura 2).
Gráfico de Gantt
Trata-se de um diagrama de barras (Gráfico de Gantt) desenvolvido pelo americano Henry L. Gantt, que indica a evolução do projeto de acordo com as tarefas antecessoras e sucessoras especificadas na estrutura analítica dos projetos. A visualização no sistema é bem clara e direta (Figura 3), possibilitando adoção de filtros para melhor análise dos dados. Contudo, não há possibilidade de personalização
Figura 2: Informações específicas sobre uma determinada tarefa
Espaço Aberto
Artigo